<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="SBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表"></Table>
　　　　<Program Id="FNWFRB2020_A"></Program>
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金"></Sender>
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<月份>05</月份>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>專案計畫</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>23866553.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>0</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>23866553.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>4500000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>134500.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>134500.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>2.99</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-4365500.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>97.01</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>繼續計畫</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>23866553.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>0</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>23866553.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>4500000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>134500.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>134500.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>2.99</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-4365500.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>97.01</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>公館校區學生宿舍大樓新建工程</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>23866553.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>0</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>23866553.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>4500000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>134500.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>134500.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>2.99</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-4365500.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>97.01</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因>主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。</差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施>將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。</改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>一般建築及設備計畫</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>89366974.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>322743000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>412109974.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>70895070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>95000811.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>971891.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>95972702.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>135.37</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>25077632.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>35.37</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>分年性項目</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>89366974.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>50000000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>139366974.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>11451070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>9611090.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>280911.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>9892001.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>86.38</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-1559069.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>13.62</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>房屋及建築</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>89366974.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>50000000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>139366974.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>11451070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>9611090.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>280911.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>9892001.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>86.38</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-1559069.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>13.62</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因>主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段驗收缺失改善及後續設備採購事宜落後所致。</差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施>將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。</改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1303</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>一次性項目</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>272743000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>272743000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>59444000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>85389721.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>690980.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>86080701.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>144.81</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>26636701.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>44.81</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>土地</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>0</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>2827000.00</調整數>
　　　　　　<合計>2827000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>2827000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>2826668.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>2826668.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>99.99</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-332.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>0.01</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1301</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>機械及設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>191037000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>-2827000.00</調整數>
　　　　　　<合計>188210000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>40118000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>55494983.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>653373.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>56148356.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>139.96</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>16030356.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>39.96</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因>各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。</差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施>將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。</改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1304</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>交通及運輸設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>9888000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>9888000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>4385000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>2503644.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>2503644.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>57.10</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-1881356.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>42.90</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因>各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。</差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施>積極辦理中。</改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1305</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>什項設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>71818000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>71818000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>12114000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>24564426.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>37607.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>24602033.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>203.09</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>12488033.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>103.09</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因>各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。</差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施>將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。</改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1306</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>9.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>總計</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>113233527.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>322743000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>435976527.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>75395070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>95135311.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>971891.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>96107202.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>127.47</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>20712132.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>27.47</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>土地</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>0</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>2827000.00</調整數>
　　　　　　<合計>2827000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>2827000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>2826668.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>2826668.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>99.99</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-332.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>0.01</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1301</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>房屋及建築</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>113233527.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>50000000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>163233527.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>15951070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>9745590.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>280911.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>10026501.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>62.86</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-5924569.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>37.14</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1303</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>機械及設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>191037000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>-2827000.00</調整數>
　　　　　　<合計>188210000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>40118000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>55494983.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>653373.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>56148356.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>139.96</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>16030356.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>39.96</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1304</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>交通及運輸設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>9888000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>9888000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>4385000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>2503644.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>0</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>2503644.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>57.10</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-1881356.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>42.90</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1305</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>什項設備</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>0</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>71818000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>71818000.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>12114000.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>24564426.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>37607.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>24602033.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>203.09</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>12488033.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>103.09</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼>1306</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>9.00</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<計畫名稱>總計</計畫名稱>
　　　　　　<以前年度保留數>113233527.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>322743000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數>0</本年度奉准先行辦理數>
　　　　　　<調整數>0</調整數>
　　　　　　<合計>435976527.00</合計>
　　　　　　<累計預算分配數>75395070.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實支數>95135311.00</實支數>
　　　　　　<應付未付數>971891.00</應付未付數>
　　　　　　<實際執行數-合計>96107202.00</實際執行數-合計>
　　　　　　<累計執行數-百分比>127.47</累計執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>20712132.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>27.47</比較增減-百分比>
　　　　　　<差異或落後原因></差異或落後原因>
　　　　　　<改進措施></改進措施>
　　　　　　<科目代碼></科目代碼>
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

