<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>106年05月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>113401363.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>315150000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>428551363.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>110362719.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>79284213.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>639885.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>79924098.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>72.42</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-30438621.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-27.58</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、房屋及建築：
（一）泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。
（二）羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。
二、交通及運輸設備：
各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。
三、什項設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、房屋及建築：
（一）泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。
（二）羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
二、交通及運輸設備：
積極辦理中。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

