<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>106年02月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>113401363.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>315150000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>428551363.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>29587943.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>9838094.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數 />
　　　　　　<實際執行數>9838094.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>33.25</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-19749849.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-66.75</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：主要係廠商結算資料製作有誤，經多次溝通與修正致進度落後。
（二）泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。
二、機械及設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
三、交通及運輸設備：
各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。
四、什項設備：
各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：結算資料業經監造單位審定，刻正辦理結算作業簽核程序。
（二）泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：請廠商儘速依展延天數修正預定進度表，並按期進行估驗計價請領工程款。
二、交通及運輸設備：
積極辦理中。
三、什項設備：
積極辦理中。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。</請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>
　　</DataSet>
</GenericData>

