<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>105年12月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>38176342.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>452931000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>491107342.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>491107342.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>345857304.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>8698502.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>354555806.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>72.20</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-136551536.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-27.80</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：主要係因履約爭議廠商不服工程會調解建議，未積極辦理相關結案作業所致。
（二）泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。
二、什項設備：
配合學校教學研究需求依實際數列支。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：刻正辦理原契約之結算作業。
（二）泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正辦理契約變更之議價作業。
二、什項設備：
督促業務單位妥為規劃。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

