<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>105年05月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>38176342.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>452931000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>491107342.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>123352340.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>96182842.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>1719614.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>97902456.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>79.37</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-25449884.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-20.63</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、土地改良物：
因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。
二、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：原預計於3月完成驗收及結算作業，惟承商未於期限內完成驗收缺失改善所致。
（二）泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。
（四）羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之文件資料有誤。
三、機械及設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
四、交通及運輸設備：
各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。
五、什項設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、土地改良物：
將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
二、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：將依據契約及已驗收部分予以結算。
（二）泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
（三）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
（四）羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速更正以辦理估驗計價等請款作業。
三、交通及運輸設備：
積極辦理中。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

