<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>105年03月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>38176342.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>452931000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>491107342.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>57927910.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>46102930.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>857107.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>46960037.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>81.07</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-10967873.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-18.93</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、土地改良物：
因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。
二、房屋及建築：
（一）羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。
（二）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。
三、機械及設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
四、交通及運輸設備：
各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。
五、什項設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、土地改良物：
將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
二、房屋及建築：
（一）羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
（二）圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
三、交通及運輸設備：
積極辦理中。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程承商辦理估驗計價之進度落後所致。</請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>
　　</DataSet>
</GenericData>

