<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>104年10月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>57664450.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>378880000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>436544450.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>252336759.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>273029728.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>2586198.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>275615926.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>109.23</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>23279167.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>9.23</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、土地改良物：
因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。
二、房屋及建築：
主要係圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程之實際工程進度超過預定進度所致。
三、機械及設備：
各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、土地改良物：
將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

