<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>104年08月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>57664450.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>378880000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>436544450.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>186520939.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>128997204.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>398493.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>129395697.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>69.37</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-57125242.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-30.63</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>一、土地改良物：
因配合學校政策及緊急搶修工程，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。
二、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：主要係本案之估驗計價款為契約金額之79.84%，惟工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，致承商無法領取工程款而不願開立發票以辦理估驗計價事宜所致。
（二）泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。
（三）圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。
（四）羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。
三、什項設備：
各單位陸續請購，尚未辦理核銷，致實際數較預算數減少。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>一、土地改良物：
將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
二、房屋及建築：
（一）文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。
（二）泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
（三）圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
（四）羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
三、什項設備：
積極辦理中。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>圖書館校區美術與多功能活動中心工程因都市計畫審議及請照延誤，致進度落後。</請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因>
　　</DataSet>
</GenericData>

