<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>104年04月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>57664450.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>378880000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>436544450.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>49321524.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>52921058.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數>181212.00</實際執行數-應付未付數>
　　　　　　<實際執行數>53102270.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>107.67</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>3780746.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>7.67</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>房屋及建築：
1.文化生活館新建工程：主要係台北市新工處尚未核發「開挖用路證」所致。
2.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。
3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係損鄰爭議停工，致工程進度落後。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>房屋及建築：
1.文化生活館新建工程：已責成監造單位督促承商積極辦理。
2.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。
3.羅斯福路二段77巷26號新建工程:本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

